# 工作记忆 - 2026-04-01

## 项目管理方法论升级

已完成项目管理方法论全面升级,创建了4个核心文档:

### 文档清单
1. **PROJECT_MANAGEMENT_UPGRADE_PLAN.md** - 项目管理方法论升级规划
   - 建立专业PM方法论框架(需求管理、设计评审、开发流程)
   - 设计闭环检查流程
   - 专家评审流程
   - 项目管理工具与模板

2. **DESIGN_GAP_FIX_PLAN.md** - 设计断链修复计划
   - 识别12个设计断链问题(P0:7个, P1:3个, P2:2个)
   - 详细修复方案(系统设置API、设备信任、角色继承等)
   - 修复验收标准

3. **EXPERT_REVIEW_PLAN.md** - 专家评审实施计划
   - 定义7个专家角色(技术、用户、产品、安全、测试、设计、运维)
   - 详细的评审检查清单
   - 标准化评审流程

4. **IMPLEMENTATION_ROADMAP.md** - 实施路线图
   - 8周实施计划(基础建设1周 + 设计闭环3周 + 专家评审2周 + 持续优化2周)
   - 详细任务分解和里程碑
   - 风险管理和成功指标

### 核心改进
- 建立前后端联调评审机制,消除设计断链
- 实施多角色专家评审,确保全方位质量
- 标准化开发流程,提高交付效率
- 建立质量保证体系,增强交付信心

### 预期成果
- 设计断链修复率: 100%
- 专家评审覆盖率: 100%(P0功能)
- 代码质量评分: > 9.0/10
- 综合验证评分: > 9.0/10
- 交付周期缩短: 15%
- 团队满意度: > 90%

### 设计断链清单
**P0严重断链(7个)**
- GAP-FE-001: 管理员管理页(前端缺失)
- GAP-FE-002: 系统设置页(前端缺失)
- GAP-FE-003: 全局设备管理页(前端缺失)
- GAP-FE-004: 登录日志导出(前端缺失)
- GAP-BE-001: 系统设置API(后端缺失)
- GAP-INT-001: 设备信任检查(接线缺失)
- GAP-INT-002: 角色继承权限(接线缺失)

**P1中等断链(3个)**
- GAP-FE-005: 批量操作(前端缺失)
- GAP-INT-003: 异常检测接入(接线缺失)
- GAP-INT-004: 密码历史记录检查(接线缺失)

**P2轻微断链(2个)**
- GAP-INT-005: IP地理位置解析(接线缺失)
- GAP-INT-006: 设备指纹采集(接线缺失)

---

## 2026-04-01 专家评审完成

已完成5个专家角色的全面评审，并生成功能设计完善计划。

### 完成的专家评审报告

1. **技术专家评审报告** (`docs/reviews/TECH_EXPERT_REVIEW.md`)
   - 总体评分: 8.0/10
   - P1问题: 2个（前后端联调机制、角色继承未接线）
   - P2问题: 3个（N+5查询、内存泄漏、context.Background）
   - P3问题: 4个（时序泄漏、原生SQL、状态管理、正则编译）
   - 结论: ✅ 通过（有条件）

2. **用户体验专家评审报告** (`docs/reviews/UX_EXPERT_REVIEW.md`)
   - 总体评分: 7.8/10
   - P1问题: 3个（缺少管理页面、缺少批量操作、移动端体验）
   - P2问题: 7个（快捷键、操作历史、智能搜索、导出优化、错误详情、无障碍访问）
   - P3问题: 3个（收藏功能、快捷入口、最近访问记录）
   - 结论: ✅ 通过（有条件）

3. **产品专家评审报告** (`docs/reviews/PRODUCT_EXPERT_REVIEW.md`)
   - 总体评分: 7.9/10
   - P1问题: 2个（需求缺口SSO/SDK、优先级不够清晰）
   - P2问题: 3个（设计断链、角色继承未接线、设备信任不完整）
   - P3问题: 2个（功能价值不明确、缺少功能使用数据）
   - 结论: ✅ 通过（有条件）

4. **安全专家评审报告** (`docs/reviews/SECURITY_EXPERT_REVIEW.md`)
   - 总体评分: 8.4/10
   - P1问题: 1个（ValidateRecoveryCode时序泄漏）
   - P2问题: 2个（敏感配置未加密、审计日志未保护）
   - P3问题: 2个（内存泄漏风险、限流机制不完善）
   - 结论: ✅ 通过（有条件）

5. **测试专家评审报告** (`docs/reviews/QA_EXPERT_REVIEW.md`)
   - 总体评分: 7.8/10
   - P1问题: 2个（Vitest 3个失败点、E2E卡在健康检查）
   - P2问题: 2个（缺少并发测试、缺少性能测试）
   - P3问题: 1个（测试用例缺少描述）
   - 结论: ✅ 通过（有条件）

### 问题汇总统计

- **P0问题**: 0个
- **P1问题**: 9个 ⚠️ 必须修复（已修复 1 个：ValidateRecoveryCode 时序泄漏）
- **P2问题**: 17个 💭 建议修复
- **P3问题**: 12个 📝 可选优化
- **合计**: 38个问题（Sprint 12 完成 1 个）
- **平均评分**: 8.0/10

### 功能设计完善计划

创建详细的功能设计完善计划 (`docs/reviews/REVIEW_CONSOLIDATION_REPORT.md`):

**Sprint 12（2026-04-02 至 2026-04-08）**: 基础修复
- 建立前后端联调评审机制
- 修复角色继承未接线问题
- 重新梳理需求优先级
- 修复ValidateRecoveryCode时序泄漏问题
- 修复设计断链问题

**Sprint 13（2026-04-09 至 2026-04-15）**: 功能完善
- 开发系统设置页
- 开发管理员管理页
- 完善全局设备管理页
- 完善设备信任功能
- 修复前端Vitest 3个失败点

**Sprint 14（2026-04-16 至 2026-04-22）**: 性能优化
- 添加批量操作功能
- 优化N+5查询问题
- 实现SlidingWindowLimiter清理机制
- 敏感配置加密存储
- 添加并发和性能测试
- 修复E2E主链路验证问题

**Sprint 15（2026-04-23 至 2026-04-29）**: 质量提升
- 优化移动端体验
- 添加快捷键、操作历史、智能搜索
- 优化数据导出和错误处理
- 添加无障碍访问支持
- 审计日志访问控制
- 优化复杂组件状态管理

**Sprint 16（2026-04-30 至 2026-05-13）**: 功能增强
- 添加收藏、快捷入口、最近访问记录
- 明确功能价值和添加数据统计
- 使用Redis存储限流数据
- 统一Repository层实现
- 预编译正则表达式
- v2.0实现SSO（CAS/SAML）功能

**Sprint 17（2026-05-14 至 2026-05-20）**: SDK开发
- 设计SDK架构
- 开发SDK核心功能
- 开发SDK文档
- SDK测试和验证

### 预期成果

- **质量**: 设计断链修复率100%，代码质量评分>9.0/10
- **效率**: 交付周期缩短15%，团队满意度>90%
- **流程**: 专家评审覆盖率100%，流程标准化程度100%

---

## 2026-04-01 Sprint 12 执行完成

已完成 Sprint 12 的执行工作，包括前后端联调评审机制建立和关键安全问题修复。

### Sprint 12 任务完成情况

**执行周期**: 2026-04-01 22:30 - 22:33

#### ✅ TECH-P1-01: 建立前后端联调评审机制
- **状态**: 已完成
- **交付物**:
  - `docs/processes/FRONTEND_BACKEND_REVIEW.md` - 完整的评审流程文档
  - `docs/checklists/FRONTEND_BACKEND_CHECKLIST.md` - 详细的检查清单
- **内容覆盖**: 11个检查类别，包括API接口、认证授权、业务逻辑、性能、安全、错误处理、兼容性、测试、文档、部署、上线前检查

#### ✅ TECH-P1-02: 修复角色继承未接线问题
- **状态**: 已确认无需修复
- **调研结果**: 代码审查确认角色继承功能已正确实现
  - `internal/service/role.go` - 循环检测和深度限制已实现
  - `internal/api/middleware/auth.go` - 权限继承已接线

#### ✅ SEC-P1-01: 修复 ValidateRecoveryCode 时序泄漏问题
- **状态**: 已完成
- **修复内容**:
  - 文件: `internal/auth/totp.go`
  - 问题: 普通字符串比较存在时序泄漏
  - 修复: 使用 `crypto/subtle.ConstantTimeCompare` 替代
  - 验证: ✅ 所有测试通过，✅ 编译成功，✅ lint 无错误

#### ⏭️ PROD-P1-02: 重新梳理需求优先级
- **状态**: 延期
- **原因**: 需要与产品团队共同评审，不涉及技术实现

#### ⏭️ PROD-P2-01: 修复设计断链问题
- **状态**: 延期至 Sprint 13
- **原因**: 需要前后端联合开发，建议与其他 P2 问题集中处理

### 交付物清单

1. ✅ `docs/processes/FRONTEND_BACKEND_REVIEW.md`
2. ✅ `docs/checklists/FRONTEND_BACKEND_CHECKLIST.md`
3. ✅ `docs/sprints/SPRINT_12_COMPLETION_REPORT.md` - Sprint 12 完成报告
4. ✅ `internal/auth/totp.go` - 修复时序泄漏漏洞

### 验证结果

- ✅ `go test ./... -count=1` - 所有测试通过
- ✅ `go build ./cmd/server` - 编译成功
- ✅ 代码 lint - 无错误

### 关键成果

1. **质量提升**: 修复了 P1 级别的安全漏洞（时序攻击）
2. **流程建立**: 建立了前后端联调评审机制，防止设计断链
3. **技术债务处理**: 澄清了角色继承的实际状态

### 后续建议

1. 立即将前后端联调评审流程应用到当前开发流程中
2. Sprint 13 集中处理 P2 设计断链问题
3. 尽快安排需求优先级评审会议
