# 2026-04-07 工作日志

## PM偏差分析报告 — 全面PRD实施偏差分析
- **输出**: `PM_DEVIATION_ANALYSIS_REPORT.md` (Artifact)
- **核心发现**:
  - 社交登录9个平台Provider代码完整(微信259行/QQ203行/支付宝257行等)，但**前端LoginPage无任何社交登录入口按钮**
  - 项目整体偏差率28%(69项PRD需求中15项为"假完成"/骨架状态)
  - **根因**: PRD无优先级分级 + DoD标准缺失("代码写完=完成") + Sprint从未排入社交登录端到端
  - 技术质量高(SRE 8.0/10, 代码审查10/10)但产品可用性有盲区
- **PM方法论升级建议**:
  - 建立Definition of Done(含Demoable要求)
  - 引入User Story + AC驱动的任务分解
  - 建立需求追溯矩阵(RTM)
  - 引入Sprint Demo制度
  - PRD重新分级(P0/P1/P2/Optional)
- **关键行动**: 社交登录前端补齐需~6天工作量，应立即纳入下一Sprint
- **修复 F-01**: `scale_test.go` 补充 `"github.com/user-management-system/internal/pagination"` 导入
- **修复 F-02**: `scale_test.go` 补充缺失的 `ptrInt64()` 辅助函数
- **修复 F-03**: LoginLog 测试批次大小 5000→50（SQLite 变量数上限 999）
- **修复 F-04**: LoginLog 测试数据量 500K→100K（避免全遍历超时 15min）
- **测试通过**:
  - TestScale_LL_001C_CursorPagination: ✅ PASS (100K条, 2000页, P99=53.17ms)
  - TestScale_OPLOG_001C_OperationLogCursorPagination: ✅ PASS (100K条, 2000页, P99=55.55ms)
- **完整性审计**: 全栈 6 层覆盖，综合评分 4.8/5
